From 7fec3bca94a09ae2c2344b84e7d4732b9d7e93f3 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Mitsuo Tokumori <rtokumori@pucp.edu.pe>
Date: Mon, 21 Aug 2023 13:12:40 -0500
Subject: E4 (Tesis 1 presentation feedback)

---
 chapter/90-anexos.tex | 50 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---
 1 file changed, 47 insertions(+), 3 deletions(-)

(limited to 'chapter/90-anexos.tex')

diff --git a/chapter/90-anexos.tex b/chapter/90-anexos.tex
index 62e85fd..3703de3 100644
--- a/chapter/90-anexos.tex
+++ b/chapter/90-anexos.tex
@@ -271,6 +271,49 @@ parte relacionada al desarrollo de los resultados esperados.  En la
     \includegraphics[width=2.5in]{img/w13-edt.drawio.png}
 \end{figure}
 
+\section{Lista de recursos}
+
+En esta sección, se listan los recursos necesarios para desarrollar el proyecto.
+
+\subsection{Personas involucradas y necesidades de capacitación}
+
+En la \autoref{tab:personas-involucradas-necesidades-capacitacion} se muestran
+las personas involucradas en el desarrollo del proyecto, su rol, y si 
+requiere de alguna capacitación previa.
+
+\begin{table} [H]    % htbp
+    \centering
+    \small
+    \caption{Personas involucradas y necesidades de capacitación}
+        \label{tab:personas-involucradas-necesidades-capacitacion}
+        \begin{tabular} {*{3}{|p{0.30\linewidth}}|}
+        \hline
+
+        \textbf{Persona \newline involucrada} &
+        \textbf{\newline Rol} &
+        \textbf{Necesidades \newline de capacitación} \\
+        \hline
+        \hline
+
+        R. Mitsuo Tokumori & Tesista & 
+        Investigación relacionada a factores de deserción estudiantil universitaria.
+        Implementación de modelos de análisis de datos e integración con un sistema de información. \\ \hline
+
+        Mg. Patricia Natividad & Aseesora & No \\ \hline
+        - & Especialista en Ciencia de Datos & No \\ \hline
+        - & Especialista en Sistemas de Información & No \\ \hline
+        - & Especialista en Arquitectura de Software & No \\ \hline
+    \end{tabular}
+\end{table}
+
+\subsection{Materiales requeridos para el proyecto}
+
+Para el desarrollo del proyecto se necesitará una computadora (PC) y acceso a
+internet para la descarga y actualización de las herramientas (locales), uso de
+herramientas web, y despliegue de los prototipos de la solución en un proveedor
+de servicios de computación en la nube.  Una lista más exhaustiva de las
+herramientas a utilizarse se listan en la \autoref{sec:metodos-procedimientos}.
+
 \section{Lista de tareas}
 
 En la \autoref{tab:lista-tareas} se muestra el listado de tareas para cada
@@ -442,7 +485,9 @@ los siguientes costos por hora:
     \multicolumn{4}{| c |}{\textbf{R3.8} Instalación y configuración del software.} \\ \hline
     Desarrollar guía de instalación y configuración del software & 2 & 4 & 80 \\ \hline
     Reunión con asesora & 1 & 2 & 120 \\ \hline
-    Aprobación del documento por un especialista en sistemas de información & 1 & 2 & 120 \\ \hline
+    Aprobación del documento por un especialista en sistemas de información & 1 & 2 & 120 \\ \hline \hline
+
+    Total & - & 74 & 9490 \\ \hline
 \end{longtable}
 
 \section{Cronograma de actividades del proyecto}
@@ -506,7 +551,6 @@ a la primera semana de clases del ciclo.
     \textbf{R3.5} Arquitectura de la solución.              & semana 02  & semana 04  \\ \hline
     \textbf{R3.6} Implementación del sistema.               & semana 04  & semana 10  \\ \hline
     \textbf{R3.7} Integración del sistema con los modelos de aprendizaje automático.  & semana 06  & semana 11  \\ \hline
-    \textbf{R3.8} Instalación y configuración del software. & semana 11  & semana 12  \\ \hline
+    \textbf{R3.8} Instalación y configuración del software. & semana 10  & semana 11  \\ \hline
 \end{longtable}
 
-% \section{Lista de recursos}
-- 
cgit v1.2.3

